DIC-Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

http://dic.gov.vn

Khởi công Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên trong tháng 1/2022

Đó là nội dung thống nhất giữa tỉnh Điện Biên và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tại buổi làm việc chiều nay (13/12) về kế hoạch triển khai Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Dự buổi làm việc, về phía ACV có các đồng chí: Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc ACV. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng thống nhất các nội dung tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
Đến nay, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành xây dựng hạ tầng các điểm tái định cư, đồng thời cơ bản hoàn thành công tác GPMB thuộc trách nhiệm của địa phương (hoàn thành phê duyệt 118 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 1.305/1.305 hộ gia đình, cá nhân và 23/23 tổ chức với giá trị 892.265 triệu đồng, đạt 100%. Tiếp nhận bàn giao mặt bằng của 1.298/1.305 hộ gia đình, 22/23 tổ chức với diện tích 200,4/200,74ha, đạt 99,8%). Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc giao đất cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại địa bàn các phường: Thanh Trường, Thanh Bình, Nam Thanh (thành phố Điện Biên Phủ) và xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên) để quản lý theo Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên với diện tích 149,58ha. Ngày 29/10/2021, đã hoàn thành công tác bàn giao đất, mốc trên thực địa cho Cảng vụ hàng không miền Bắc. Phần diện tích còn lại đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB và sẽ bàn giao toàn bộ cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc và ACV sau cuộc làm việc này.

Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên là dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I với tổng mức đầu tư 1.467,7 tỷ đồng. Quy mô khu bay gồm: Đường cất hạ cánh; đường lăn, sân đỗ máy bay và nhiều hạng mục  phụ trợ khác. Quy mô hàng không dân dụng, cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 hành khách/năm lên 500.000 hành khác/năm; cải tạo, xây dựng mới các công trình phụ trợ Khu hàng không dân dụng đảm bảo đồng bộ khai thác. ACV dự kiến thời gian thực hiện dự án khoảng 21 tháng. Dự án phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2023. Trong đó tiến độ một số hạng mục chính như: Rà phá bom mìn thực hiện trong 90 ngày từ tháng 12/2021 đến hết tháng 2/2022; hàng rào an ninh dự kiến thi công trong 180 ngày từ 15/3 - 15/9/2022; công trình đường cất hạ cánh, đường lăn dự kiến thi công trong vòng 435 ngày từ 15/6 - 31/8/2023; sân đỗ máy bay thi công 210 ngày từ 1/1 - 31/7/2023... Trên cơ sở đường gắn tiến độ, ACV dự kiến 2 phương án về thời gian khởi công dự án, gồm: Phương án 1 khởi công dự án khi tiến hành công tác rà phá bom mìn (dự kiến tháng 1/2022); phương án 2 khởi công dự án khi tiến hành xây dựng hàng rào an ninh khu bay (dự kiến tháng 3/2022).

Tại buổi làm việc, ACV để nghị tỉnh Điện Biên đẩy nhanh công tác xây dựng, hoàn trả lại hệ thống tưới tiêu, đường dân sinh sau khi thu hồi và bàn giao đất; phối hợp giúp đỡ trong quá trình khảo sát vật liệu sử dụng cho dự án như: Cát, đá dùng cho bê tông xi măng; mỏ đất sử dụng thi công khu vực RESA đường cất hạ cánh; hỗ trợ và phối hợp với ACV trong quá trình thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước từ bước thiết kế bản vẽ thi công.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh thông báo tiến độ thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án, đồng thời cam kết sẽ đồng hành cùng ACV trong suốt quá trình triển khai dự án.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng thống nhất thời gian khởi công Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên trong tháng 1/2022, dự kiến thời gian hoàn thành dự án vào tháng 8/2023. Để dự án triển khai đúng kế hoạch, tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sớm hoàn thiện các quy trình thủ tục của dự án trình Bộ Giao thông – Vận tải. Về phía tỉnh, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ACV để hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy trình thủ tục, đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng thời khảo sát, hoàn thiện các thủ tục đảm bảo đầy đủ vật liệu phục vụ thi công dự án.

Tác giả: Tin, ảnh: Phạm Trung

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây